2015-10-14 09:47:00

Oswaldo informa que las pruebas realizadas fueron satisfactoria y que se estará dejando el máster de la oficina al puerto pon2 donde se encontraba conectado nuevamente.

2015-10-13 15:20:00

Oswaldo informa que nos estará enviando un informe detallado a través correo electrónico para darle cierre a este caso.
 
2015-10-11 10:43:00

Oswaldo informa que ya se realizaron las pruebas correspondientes y el pon1 se encuentra bueno, e indica que igualmente se dejo el máster de Oficina conectado al pon el cual hasta el momento no se a presentado ninguna anomalía, se dejara así hasta el día martes 13 del presente mes.

2015/10/09 15:00:00

Oswaldo informa que en el momento se realizaron las pruebas con los máster, quedamos atentos al correo de confirmación de Oswaldo. 

2015-10-09 08:00:00

Oswaldo indica que el Patch-Cord ya se encuentra en la zona, se estaran realizando pruebas durante el día.

2015-10-07 18:00:00

A la espera que llegue el patch cord a la oficina para la verificación del caso. 

2015-10-06 18:38:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de que llegue el patch cord que se envió el día de hoy ya que la transportadora perdió el que se había enviado anteriormente.

2015-10-05 19:45:00

Oswaldo informa que el día de mañana se estará confirmando si ya llego el patch cord a la oficina en Toro.
 
2015-10-05 09:30:00

Oswaldo indica que el patch-Cord aun no ha llegado a la ciudad de la Paila.

2015-10-03 15:30:00

Oswaldo informa que el caso se estará revisando el día Lunes 5 del presente mes. 

2015-10-02 15:25:00

Oswaldo informa que el día de hoy se despacho el patch cord al municipio e indica que estará confirmando para ver si ya llego a zona. 

2015-09-29 15:30:00

Oswaldo informa que se estará a la espera de que llegue el nuevo patch cord.  

2015-09-28 15:50:00

Oswaldo informa que almacén apenas estará realizando la devolución del patch cord el día de mañana por lo tanto se esta a la espera de que podamos contar con el elemento para realizar las pruebas en el OLT.

2015/09/28 08:50:00

Oswaldo informa qué el día de hoy se estara realizando la devolucion de los patch cord y así poder realizar el cambio de estos.

2015-09-25 16:40:00

Oswaldo informa que el patch cord había llegado, pero no era el solicitado por lo tanto se devolvió y se esta a la espera que lo vuelvan a enviar nuevamente.   

2015-09-24 08:20:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de que el patch cord llegue al almacen.

2015-09-23 09:40:00

Oswaldo informa que se sigue a la espera de que llegue el patch cord de fibra para realizar la verificación en el OLT.

 2015-09-22 16:50:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de que llegue el patch cord de fibra para realizar la verificación en el OLT.

2015-09-21 08:20:00

Oswaldo informa que ya esta autorizada la compra del patch cord, se estara pendiente de cuando puedan hacer la consignacion para la compra.


 2015-09-18 17:15:00

Oswaldo informa que aun no se a autorizado la compra del patch cord para realizar las pruebas. 

2015-09-16 15:50:00

Oswaldo informa que aun se esta a la espera de la compra y envío del patch cord para realizar las pruebas.

2015-09-15 17:40:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de la compra y envío del patch cord para realizar las pruebas. 

2015-09-15 10:00:00

Oswaldo informa que el caso sera verificado en el transcurso del dia.

2015-09-14 17:32:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de la compra de un patch cord de fibra ya que no se cuenta con uno en zona para realizar las pruebas, e indica que es necesario para no suspender el servicio, pendiente para el día de mañana.

2015-09-14 10:00:00

Oswaldo informa que el caso sera verificado en el transcurso del dia.

2015-09-12 14:00:00

Oswaldo informa que los elementos ya esta en zona pero el caso quedara pendiente para el día Lunes.

2015-09-12 08:30:00

Oswaldo informa que si es posible que los dispositivos arriven al sitio el dia de hoy se estarian realizando las pruebas.

2015-09-11 14:25:00

Oswaldo informa que ya se realizo el despacho de los elemento al municipio, a la espera de que lleguen a la zona para continuar con las pruebas.  

2015/09/11 14:00:00

Se le pidió un avance de el caso a Oswaldo, todavía estamos a la espera de el mismo. 

2015-09-10 14:07:00 

Se configuro el PON2 en el OLT y se conectaron los máster a este quedando así el servicio nuevamente restablecido, El día de mañana se estará gestionando el envío de un sfp pon y un onu para probar el PON1 y ver que paso con este, por el momento el caso quedara abierto hasta realizar las pruebas con el PON1. 

2015/09/10 11:20:00

Se realizan pruebas con el técnico de la ciudad, tales como verificar la configuración de el olt y los puertos. Se configura un pto gigaethernet de el olt y se conecta el máster de la oficina 192.168.104.10 el cual aprendía mac pero no respondía ni desde el olt directamente.

Se le informa de el inconveniente a Oswaldo.                                    