2026-Abr-10 16:10:00
Royer informa que ya realizaron el cambio de los Patch Cord ya finalizaron  las labores  en la cabecera, se observa trafico estable  y se procede  con el cierre. 
Elian Bueno 
 
2026-Abr-10 10:10:00
Se consulta a Royer la hora del cambio de Patch Cord indica que a las 2 de la tarde se realizaran el cambio.
Elian Buena Ga�an

2026-Abr-09 21:51:00
royer informa la cabecera el traslado ya se hizo se evidencio el server arauca y master por fuera se le informa lo cual indica loa estaria validando el dia de mañana ya que se daño el pascord del server cache, mañana se estaria reemplanzando, a ala espera de mas informacion  
Jaider Vargas

  2026-Abr-09 16:20:00
Se consulta avance a Royer el cual indica que aun siguen trabajando y que  solo falta un pon por dar potencia a la espera que  de mas información 
Elian Buena Ga�an

 2026-Abr-09 11:20:00
Se consulta avances a Royer el cual informa que aun sigue trabajando  en la cabecera por lo que alguno master se observa por fuera por que están fusionando el odf, y el server no se a conectado aún.
también indica que a las  3 ya debería de estar todo arriba.
Elian Buena Ga�an

2026-Abr-09 07:20:00
Royer informa que aún se encuentran realizando el traslado y aún no han restablecido en su totalidad el servicio.
Jorge Madiel L�pez

2026-Abr-09 06:45:00
Yined informa que "Sobre eso de Arauca, veo que  muchos OLTs no tienen tráfico, ingresé a algunos y se ven los ONUs offline
confirmen con Royer si es que les falta conectar los PON
 
Sobre el modulador, ahí se ve que el puerto está trabajando a 100, deben revisar la conexión o que cambien el cable por uno de giga"
Ya se procede a consultar con Royer.
Jorge Madiel L�pez

2026-Abr-09 06:39:00
En el momento se evidencia operativos la mayoría de equipos de Arauca, pendiente por subir el Server Arauca (sin link desde el Sw Mktik) y el modulador 2 IP Analogo (Con link pero sin respuesta local y tráfico disminuido), ya se informa a Royer.
Jorge Madiel L�pez

2026-Abr-08 22:00:00
Miguel informa que se hará traslado de la cabecera de Arauca principal lo cual quedara ubicado en la siguiente dirección Cra 22 Numero 22-39 Barrio 7 de Agosto, finalizaran labores el día mañana  09/04/2026 a las 06:00:00.
Jennifer Loaiza        