2016-03-19 13:50:00

Gustavo indica que las tareas han sido terminadas, se emplearon 5 postes nuevos y nueva fibra.

2016-03-19 13:30:00

Se deja mensaje de voz solicitando un avance para el caso.

2016-03-16 17:00:00

El Sr Gustavo informa que se empezaron los trabajos de montaje de posteria que se realizan con grua, el nos indica que esa fibra seria montada entre el dia viernes y sábado, estaremos atentos.

2016/03/16 12:50:00

Se le dejo mensaje de voz a el señor Gustavo solicitandole un avance de el caso.  

2016-03-15 18:20:00

El Sr. Gustavo informa que el personal encargado ya esta gestionando la instalación de 3 o 4 postes para darle solución a este caso.

2016-03-15 08:18:00

El Sr. Gustavo informa que el personal encargado ya esta gestionando la instalación de 3 o 4 postes para darle solución a este caso.  

2016-03-14 09:32:00

En comunicación con el Sr. Gustavo informa que la verificación de este caso sera demorada ya que donde se presento la apertura el dueño no permite el acceso al predio(Finca) y tampoco quiere que el enlace siga pasando por la finca, e indica que lo permitiría por cinco millones de pesos, indica el Sr. Gustavo que el caso quedara pendiente por el momento ya que para rodear la finca van a necesitar instalación de posteria. 

2016-03-13 15:30:00

Deivis informa que el caso quedara pendiente para el día de mañana. 

En comunicación con Deivis informa que en el momento se presenta apertura de fibra en el enlace Cerete - La Y el cual sera verificado por el personal encargado.        