2024-Ene-02 14:25:00

MC informa:

Informamos que se recuperan 4 dBm, Se confirma con Fony el cual indica que ya quedo ok, Se procede con el cierre de Caso
Jhonny Murillo

2024-Ene-02 12:47:00

Avance MC:

Informamos que el personal se encuentra realizando validaciones en el otro lado.
 
Jhonny Murillo

2024-Ene-02 10:47:00

Avance MC

informamos que el personal se encuentra en el proceso de migración de hilos.

 
Jhonny Murillo

2024-Ene-02 09:46:00

MC informa:

Informamos que el personal de Legón ya llego, actualmente se encuentran en desplazamiento al punto.
Jhonny Murillo

2024-Ene-02 08:46:00

Avance MC:

Informamos que el personal de Legon ya se encuentra en desplazamiento hacia Vipasa donde se encuentra el personal de MC, para realizar validaciones en conjunto.

A la espera de mas informacion
Jhonny Murillo

2023-Dic-29 09:14:00
Avance MC:
"Informamos que se valida con el Jr de la zona e informa que el enrutamiento ya esta al 100%, pero por parte de legón indican que hoy no pueden realizar la migración, por lo cual se programa para el día martes 02/01/2024 a las 08:00am"
Diana Villada

2023-Dic-28 15:36:00
MC informa:

Por medio de la presente informamos que el personal está terminando el enrutamiento que se encuentra en un 95% y se retomarán labores para finalizar el día de mañana 29/12/2023 la migración del enlace con personal de legón.
Jose Restrepo

2023-Dic-28 11:41:00
Avance MC:
"Informamos que el personal continúa enrutando el hilo."
Diana Villada

2023-Dic-28 08:38:00
MC informa:
"Personal esta en desplazamiento para inicio de actividad enrute."
Diana Villada

2023-Dic-27 16:57:00
MC informa:

El enrutamiento se encuentra en un 75% y se retomarán labores para finalizar el día de mañana 28/12/2023 a las  08:00 a.m.
Jose Restrepo

2023-Dic-27 13:15:00

MC informa que el personal continua enrutando el hilo.
Anthony Castellon

2023-Dic-26 16:50:00

MC indica lo siguiente: Por medio de la presente informamos que el personal continúa enrutando una caja, y se continuará la gestión el día de mañana 27/12/2023 a las 08:30 a.m.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-26 14:29:00

Mc indica que en el momento continúan en labores sobre la FO, enrutando hilo.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-26 10:15:00
MC indica que ya se encuentra el personal en la zona para iniciar la actividad.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-26 10:00:00
MC indica que validaron con el Ing. Fony quien indica que el personal de ellos están en desplazamiento para empezar labores en conjunto.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-22 20:00:00
MC informa, se cambian pach codt en ambos extremos , adicional el Ing Fony indica que el servicio está operativo,  pero deben continuar mejorando el enlace el próximo martes 26/12/2023 a las 08:30 a.m  en conjunto con el personal de legón.
Thomas Gomez

2023-Dic-22 16:35:00
MC envían avances sobre la la FO en Colon-Yumbo indicando que el personal continúa corrigiendo atenuación.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-22 13:20:00
Se recibe correo por parte de MC informado que  el personal se encuentra corrigiendo los eventos.

Sebastian Hernandez

2023-Dic-22 11:50:00
MC indica que se encontraron dos eventos:
Evento  de 2.37 a los 14657 metros
Evento de 2.64 a los 24028 metros.
Sebastian Hernandez

2023-Dic-22 06:10:00

MC da el numero de caso #3742186, solicitan indicar fecha para realizar la ventana de mantenimiento.
German Arango

21-Dic-2023 21:55:00
Fony informa enviar correo de fibre oscura por perdida de Potencia, a la espera de caso por parte de MC.                    