2018-05-24 12:00:00

Andrés informa:
"Buen dia. Se procede con el desmonte de los equipos de acuerdo a el acuerdo que se llego con el unico usuarios. Equipos bajados de red"

2018-05-24 07:57:00

Se le recuerda el caso a Andrés (Realizar desmonte del RG y antenas). Quedamos pendientes de confirmación.

2018/05/23 14:20:00

Andrés informa qué el día de mañana se realizara desmonta del RG y las antenas que dependen de este.

2018/05/22 09:35:00

Jose Andres Villa Admin de la zona comunica:
"El dia de hoy se logro contactar la usuaria, la cual manifiesta que nos dará la espera hasta el mes de junio en el cual se realizaran los montajes de EOC en el sector donde ella reside"

2018-05-22 08:33:00

Pendientes a que se confirme mayor información para el caso.

2018/05/20 16:25:00

Continuamos a la espera de que sea contactado el usuario para solicitarle un plazo del nuevo montaje.

2018-05-18 16:14:00

El administrador informa vía Email: "En el momento el coordinador de la zona ha tratado de localizar el usuario para solicitarle un plazo hasta el mes de Junio en el cual se estará realizando el nuevo montaje de EOC, pero no ha sido posible, en el momento de que logremos llegar a un acuerdo con el usuario estaré informando para asi poder realizar el desmonte de la antena".
Quedamos atentos.

2018/05/18 15:50:00

Continuamos a la espera de una respuesta por parte del admin de la zona Jose Andres Villa para proceder con el inconveniente.

2018-05-18 08:00:00

Nos encontramos a la espera de mayor información, quedamos atentos.

2018/05/17 10:10:00

Andrés informa:
"Buen día Jose, Del servicio sysmaster solo contamos con un usuario que hasta el momento a generado la solicitud de sin señal y esta cubierto por el enlace que va para el fatima; la zona del fatima contará con el servicio de EoC iniciando el mes de Junio de 2018. Esta información es para dar tramite y proceso al desmonte de estas antenas atento a su información. Fredy, dado el caso que se sostenga la necesidad de habilitar el sus. por favor me colabora con la gestión de un RG 600"

Estamos a la espera del admin de la zona Jose Andres Villa para proceder con el inconveniente.

 2018/05/17 09:45:00

Andrés inform qué RG se encuentra quemado, se esta tratando de conseguir un nuevo equipo para ser configurado y montado en zona.

2018-05-17 08:20:00

Se deja mensaje de voz a Andres solicitando un avance para este caso.

2018-05-16 19:07:00

Andrés indica que el día de hoy no se pudo ingresar a la vivienda para verificar, de igual manera los técnicos hicieron validaciones externas pero el equipo continua caído. Mañana se pasará de nuevo.

2018/05/16 15:40:00

Se le recuerda el caso a Andrés vía Wpp.

2018-05-16 07:30:00

Se estara gestionando el permiso para el acceso en el transcurso del dia.

2018-05-15 19:12:00

Andrés indica que el día de mañana permitirán el acceso para poder hacer la validaciones.

2018-05-15 08:33:00

Andrès informa que el caso serà verificado en el transcurso del dìa.

 2018-05-15 07:20:00

Se deja mensaje de voz a Andres recordando el caso pendiente.

2018-05-14 12:00:00

Se recuerda a Andres del evento.

2018-05-13 12:00:00

Se recuerda a Andres del evento.

2018-05-12 19:05:00

Andrés informa qué el caso quedara pendiente para el día de mañana.

En el momento tenemos el RG Cra35 #30-16 por fuera, Se le reporto a Andrés Felipe                     