Se presentó afectación a 44 Km desde el Nodo Ibagué ocasionado por manipulación de terceros en torres de alta tensión, para la solución se instalan 200 metros de fibra y dos cajas de empalme.

2022-Aug-22 08:32:37
En el momento ya no se observan perdidas en las sedes de MC

Pereira - Ibagué
Se presentó afectación a 44 Km desde el Nodo Ibagué ocasionado por manipulación de terceros en torres de alta tensión, para la solución se instalan 200 metros de fibra y dos cajas de empalme.

2022-Aug-21 21:54:17
Aun se presentan Perdida de Paquetes en las Distintas Sedes Tuluá, Cali, y Dosquebradas, Aun se esta a la espera de informacion del Evento Evento Pereira - Ibagué

A la esperas de mas informacion

2022-Aug-21 21:35:30
Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Se recupera gestión con Bucaramanga y al revisar la conexión se esta a la espera de algunas configuraciones faltantes para lograr subir el trafico

Se esta a la Espera de Avance del Evento
Evento Pereira - Ibagué 

2022-Aug-21 21:19:38
MC Informa:

Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Se realizan medidas de la Tx en San Alberto hacia Bucaramanga, se identificando evento de 2.8dB a 12Km, actualmente se está realizando pruebas por parte del personal de Transmisión. 

A la espera de mas informacion 

2022-Aug-21 21:03:10
Mc informa:

Evento Pereira - Ibagué

Informa el personal que aún se continúa con el proceso de subir el material hasta el punto donde se encuentra ubicada la torre para poder dar inicio a las reparaciones.

A la espera de mas informacion. 

2022-Aug-21 19:21:48
Mc informa:

Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Después de realizadas las validaciones se continúa registrando caído el enlace, agregamos que a nivel de fibra se recupera la conexión hacia San Alberto, pero se está a la espera de recuperar la recepción en Bucaramanga en donde actualmente se está revisando. 

2022-Aug-21 18:32:00
Con Respecto a este Caso 

MC informa:

Evento Pereira - Ibagué

Informa el personal que el carro que iba con el material ya llego hasta el punto donde es posible llegar y ya se está realizando el proceso de subir el material a la torre, es de tener en cuenta que son aproximadamente dos toneladas y que hasta la torre es camino de herradura, se envían imágenes.


Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Se identifica el estrés  en el ODF del nodo por parte del proveedor, Ya se realizaron de nuevo fusiones y se esta a la espera de la conexión de las puntas de los extremos para confirma operatividad. Se esta adicional realizando pruebas en conjunto con el personal de TX y PE que se encuentra en los nodos. 

2022-Aug-21 17:38:42
Con Respecto Al Caso de MC
Se manda Correo Solicitando informacion , Ya que vía  Telefónicamente no se tuvo respuesta 

MC informa:

Evento Pereira - Ibagué

Personal continúa en desplazamiento con el material desde Ibagué hasta el punto de la afectación, aún no se tiene un tiempo estimado de llegada.

Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Informa el personal que se continúa realizando pruebas en enlace, hasta el momento no se logra identificar la falla.

A la espera de mas informacion.


2022-Aug-21 16:18:47
MC informa

Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Informa el personal que ya se encuentran en el nodo realizando pruebas.

A la espera de mas informacion. 

2022-Aug-21 16:12:53
Con Respecto al Caso de MC

Evento Pereira- Ibagué

Informa el personal que se encuentran evaluando la maniobra a realizar para las reparaciones, adicional es necesario desplazar material desde Ibagué, por lo tanto, indican no tener un tiempo estimado de solución.

Evento Espectro San Alberto - Bucaramanga Swap

Informan El personal que Debido a Varios Inconvenientes con trafico Vehicular se estarán Demorando una hora mas par allegar al nodo de San Alberto

Evento Bucaramanga - San alberto

Aun no se esta Tomando Acciones  de Corrección




2022-Aug-21 16:08:43

Con Respecto al Caso de MC

Se  ha intentando de Establecer Comunicación, Pero no contestan, Se llama a Felipe Corrales lo Cual no se tiene respuesta, Al igual que el Sr Geovanny Gallego

Se manda informacion Vía Email, Para pedir Avances del Caso.


2022-Aug-21 15:27:05
Con Respecto al Caso de MC

Se  ha intentando de Establecer Comunicación, Pero no contestan, Se llama a Felipe Corrales lo Cual no se tiene respuesta, Al igual que el Sr Geovanny Gallego

Se manda informacion Vía Email, Para pedir Avances del Caso. 

2022-Aug-21 12:45:45
Se establece comunicación con MC, se consulta sobre el evento faltante  a lo que indican que, no se estan mandando avances sobre el evento entre Bucaramanga san alberto puesto que este aun no se esta realizando ninguna accion correctiva, se pregunto que porque no estan tomando medidas aun sobre el evento a lo que indican que, es porque la cuadrilla esta atendiendo la falla de san alberto - Bucaramanga y le dieron prioridad a esta ya que es un evento de mayor magnitud, apenas culminen labores en la falla de san alberto - Bucaramanga se dirigen a solucionar la de Bucaramanga- san alberto 

Avance 

Evento Pereira - Ibague 
el personal aun se encuentra negociando con la servidumbre para que los dejen validar

Evento san alberto - Bucaramanga
personal aun se encuentra en desplazamiento, retraso por congestion vehicular

Evento Bucaramanga - san alberto 
aun no se estan tomando acciones correctivas

2022-Aug-21 12:43:59
aun no a sido posible establecer llamada con MC, envian correo con avances sobre los mismos 2 eventos reportados

Pereira - Ibague
el personal aun esta validando con la servidumbre para que los dejen validar

san alberto - Bucaramanga
aun se encuentran en desplazamiento, presentan retrasos por congestion vehicular

estamos esperando establecer comunicacion con MC para que nos den avances sobre el evento faltante.

2022-Aug-21 12:39:31
se llama a nivel 1 a solicitar avances lo cuales nos indican lo siguiente

que  en el momento hay dos eventos los cuales nos estan afectado

para el primer evento el personal encuentra la afectacion en una torre por sabotaje,  pero que actualmente no han podido verificar ya que presentan problemas con la servidumbre y estan mirando como proceder, tambien indican que tendran que rralizar un tendido de fibra de 2000 Mtrs entre torres de alta tension

para la segunda indican que el personal aun se encuentra en desplazamiento hacia el punto estimado de la falla.

2022-Aug-21 10:43:38
se llama a nivel 1 a solicitar avances lo cuales nos indican lo siguiente

que  en el momento hay dos eventos los cuales nos estan afectado

para el primer evento el personal encuentra la afectacion en una torre por sabotaje,  pero que actualmente no han podido verificar ya que presentan problemas con la servidumbre y estan mirando como proceder, tambien indican que tendran que rralizar un tendido de fibra de 2000 Mtrs entre torres de alta tension

para la segunda indican que el personal aun se encuentra en desplazamiento hacia el punto estimado de la falla.

2022-Aug-21 08:27:40
Se obtiene informacion por parte de Geovany gallego de MC el cual nos indica que adicional a las falla presente se tienen otras 2 fallas mas, una por ruta caida y la otra por atenuacion en el tramo de bucaramanga.

2022-Aug-21 08:27:17
Se establece llamada con mc los cuales indican que ya estan en labores y andan buscando en donde esta el evento de la falla.

2022-Aug-20 21:40:36
 MC informa. 
Pereira - Ibagué
Personal llega al punto de la falla la cual esta ubicada en torres de alta tensión y por temas de horario no se puede realizar labores en el momento, por lo que se retomara correcciones el día de mañana 21/08/2022 a las 07:00 am

Carmen - Cartagena
Personal se encuentra validando el tramo.

2022-Aug-20 20:34:51
 MC informa 

Pereira - Ibagué: Personal llega al punto estimado de la falla y procede con la búsqueda.

Carmen - Cartagena: Personal se encuentra validando el tramo y 2 Uks que faltan por subir.

Cartagena - Barranquilla Final: Se presenta corte de FO por caida de Ãrbol ha 62 Km desde el nodo Barranquilla, para la solución se corre una reserva y se instala una caja de empalme

2022-Aug-20 20:05:19
 MC informa
Pereira - Ibagué Personal en desplazamiento al punto estimado de la falla el cual da en el alto de la lineal llegando a Cajamarca. Barranquilla - Cartagena Personal se encuentra fusionando hilos en la nueva caja de empalme. Cartagena - Barranquilla Personal continúa fusionando hilos en el tramo y certificando el tramo.

2022-Aug-20 19:01:37
 MC informa

Pereira - Ibagué:
Personal en desplazamiento al punto estimado de la falla.

Barranquilla - Cartagena:
Personal se encuentra corriendo reserva y posterior a ello instalaran una caja de empalme.

Cartagena - Carmen de Bolivar:
Personal continua realizando fusiones de los hilos afectados.

2022-Aug-20 17:49:07
 MC informa, Triple apertura en la red de anillo nacional, tramos Barranquilla - Cartagena, Cartagena - Carmen de Bolivar y Pereira - Ibague, personal de reacción ya trabajando en los tres puntos se estima que el tramo Cartagena - Carmen de Bolivar se restaure primero en los próximos 90 minuto, numero de caso #58420.

2022-Aug-20 16:57:56
 Se intenta establecer comunicación con MC pero no es posible se procede a enviar correo con las respectivas evidencias a la espera de respuesta.

Buenas tardes, en el momento se observa perdidas a Google de un 30%  en las sedes de MC, en el momento ya se están tomando las evidencias, ya se esta llamando a MC y ya se va a enviar correo 
Sedes  afectadas
Dosquebradas, Tuluá, Cali, Santander de Quilichao, Carmelo, Puerto tejada, florida y Ibagué.                         