2024-May-06 16:11:00

Fony indica que ya corrigiendo con MC la Atenuación que habia sobre el Enlace. quedo ok, se procede a dar cierre del Caso.
Jhonny Murillo

2024-May-06 07:05:00
Se le recuerda al personal a cargo del caso pendiente.
Diana Villada

2024-Abr-29 16:30:00

Se confirma con Fony lo cual aun no se tiene respuesta del mismo

Jhonny Murillo

2024-Abr-29 15:10:00

Fony indica que mañana 30 en la tarde envian a tomar medidas nuevamente del Enlace para verificar en que puntos se tienen que trabajar
Sophia Gonzalez

2024-Abr-26 15:18:00

Fony indica que el mantenimiento se programa ya para la próxima semana, el dijo que cuadraba con la gente de MC, a la espera de mas información
Jhonny Murillo

2024-Abr-22 16:10:00

Se confirma con Fony el cual indica que hoy hablo con MC y le indicaron que mañana 23 de Abril le confirman para cuando va a hacer el mantenimiento

A la espera de mas informacion
Jhonny Murillo

2024-Abr-19 14:10:00

Se Consulta con Fony el cual indica que para el día lunes 22 de Abril se va reprogramar nuevamente  el mantenimiento con MC , a la espera de mas informacion 
Jhonny Murillo

2024-Abr-15 20:30:00

Mc indica que se realiza la certificación del enlace, dé igual forma queda pendiente programar un mantenimiento Fony informa que el dia de mañana va consultar bien con el encargado para cuando quedaría y nos estaría brindando la información.
Daniel Saldarriaga

2024-Abr-15 16:21:00

Informamos que el personal aún esta culminando la certificación.

Jhonny Murillo

2024-Abr-15 15:11:00

Caso Candelaria-Palmira

Se pasa el trafico de Palmira Ms1 y Palmira 2 y el cerrito a salir por Tulua, ya que van a desconectar el puerto porque van a  corregir unas atenuaciones .
Jhonny Murillo

2024-Abr-15 14:22:00

Avance MC:

Informamos que el personal  continua con los correctivos.

 
Jhonny Murillo

2024-Abr-15 12:07:00 

Avance MC:

Informamos que el personal técnico se encuentra culminando correctivos. 
Jhonny Murillo

2024-Abr-15  09:36:00   
MC informa, personal técnico se encuentra realizando correcciones.
Thomas Gomez

2024-Abr-15  09:10:00 
MC informa, personal técnico se encuentra realizando certificación en sede de Legon.
Thomas Gomez

2024-Abr-12  09:30:00

Avance MC:

Informamos que el personal técnico realiza certificación evidenciando atenuación a los 21.057 mts, pero debido a un inconveniente que tienen en otro enlace, solicitaron retomar certificación el día lunes 15/04/2024 a las 07:00am.
Jhonny Murillo

2024-Abr-12  09:10:00

Mc Otorga Tk#3798405

Indicando Por medio de la presente informamos que e personal técnico se encuentra realizando certificación en sede de Legon.

Jhonny Murillo

2024-Abr-17:50:00

Fony solicita mantenimiento de Fibra Oscura los punto son:

Punto A Candelaria 
Punto B Palmira 

Jhonny Murillo
                