2023-Ene-24 20:11:00

Fony indica que Al Enlace no se le puede bajar mas potencia, ya que estaba en -26 y quedo -24, El enlace no presenta Errores FCS, lo cual se procede con le cierre del Caso.

2023-Ene-16 15:00:00

Se le recuerda del Caso a Junior el cual indica que se programare la certificación del Enlace  para la próxima semana, ya que esta semana es de recaudos y no se puede interrumpir el servicio de internet.
Jhonny Murillo

2023-Ene-11 10:23:00

Junior informa que las labores se reanudan para la próxima semana , ya que falta revisar las atenuaciones que hay en la red propia, porque se ha interrumpido el servicio muchas veces esta semana

Las potencias del Enlace quedaron asi:

Ventana 1 :-24.948 dBm
Ventana 2:  -21.804 dBm 
Jhonny Murillo

2023-Ene-11 06:00:00
Siendo las 22:22 MC Informa:
Nos permitimos informar que el personal identifica evento a 13450 Mts desde el nodo de colon, y se observa que los mismos se presentan por tres empalmes de manera consecutiva, se valida y se observa lo que mayor afectación se presenta a 900 Mts desde el nodo de Colon donde el tramo es de su propiedad, se valida en conjunto con el personal de ustedes e indican que validar, también se recomienda validar con microscopio en ambos nodos para descartar conexiones físicas dentro de ambos nodos.  
Samuel Bonilla

2023-Ene-10 20:03:00
Mc informa  que el personal identifica evento a 13450 Mts desde el nodo de colon, personal procede a desplazarse al punto estimado donde se presenta el evento. 

Daniel Saldarriaga

2023-Ene-10 18:50:00
Mc informa  que el personal esta en recorrido buscando la atenuación a la espera de mayor información.


Daniel Saldarriaga

2023-Ene-10 17:30:00

MC informa:

El jr de la zona informa que se retoman labores, personal en desplazamiento a buscar la atenuación.

Se comunica el Técnico de Fibra de Cali , Franklin , el cual indica que van a empezar a trabajar sobre el hilo de yumbo, en conjunto con MC, para corregir las atenuaciones que presentan MC, para que cuando terminen las labores correspondientes , el personal de Legón empiece a corregir las atenuaciones del Domo propio. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 14:17:00

Informan que se presenta una falla masiva, por lo que se detienen las labores hasta que se supere la misma. Es de resaltar que por parte de Legón deben de validar la atenuación de 2 dbs a 900 metros del nodo de Colón.

Se le informa a Junior el cual indica que en el momento no hay técnicos de Fibra disponibles en Cali, ya que esta en Miranda, que toca esperar. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 13:28:00

Por medio de la presente informamos que el personal va corregir el evento a los 28km, es de resaltar que es único evento que se tiene por parte de MC. Adicional se solicita que por parte de legón validen la atenuación de 2 dbs que se observa a 900 mts de colon, es de resaltar que se debe corregir ya que es muy alta y afecta la potencia. 

A la espera de mas informacion
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 13:08:00

Se establece comunicación con Junior Aguilar el cual indica que el personal de MC después de haber detectado y corregido la atenuación que estaba a 19Km, detectaron otra a 13 km desde el Nodo de Colon

El personal de MC esta cambiando de turno , entonces mas o menos a las 2 de la tarde vuelve a la sede el nuevo personal para detectar el evento. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 12:10:00

Por medio de la presente informamos que se corrigió evento a 19400mts.

Jhonny Murillo

2023-Ene-10 11:44:00

Enlace de Yumbo nuevamente Operativo

Las potencias quedaron asi:

Ventana 1 :-24.948 dBm
Ventana 2 :-22.076 dBm

se observa que corrigieron 1dB 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 11:21:00

Enlace Colon-Yumbo se encuentra nuevamente Caido.
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 11:06:00

MC informa:

Informan que se bajó empalme a la distancia de 19100mts, están haciendo recorrido a 300mts, evento a 19400mts. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 10:54:00

Se encuentra nuevamente por fuera Enlace Colon-Yumbo

MC esta corrigiendo la atenuación a 19km, en el momento están haciendo descartes hasta llegar al punto exacto y hacer la corrección respectiva. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 10:40:00

El personal de MC esta revisando atenuación a 19km desde Colon, Junior Aguilar informa que cuando MC termine de corregir, el personal de Legón procede a verificar el evento que hay en domo propio que es de 2dB. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-10 09:54:00
MC informa:
Por medio de la presente informamos que el personal informa que se tomaron medias del enlace, es de resaltar que al medir los dos puntos se cayeron, se va corregir evento a 19km de colon atenuación de 08.dbs, hay una atenuación a 900mts de colon que esta sobre la fibra propia de legón y es de 2 bds, la deben corregir porque es una atenuación muy alta que afecta la potencia mucho más que los demás eventos.
Diana Villada

2023-Ene-10 08:39:00
MC informa que aún el personal continua detenido por lluvias en la zona.
Diana Villada

2023-Ene-10 07:11:00

MC informa:
Por medio de la presente informamos que el personal actualmente está detenido por lluvias en la zona. A la espera de más información.
Diana Villada

2023-Ene-06 16:37:00

MC informa:

Por medio de la presente informamos que se agendan validaciones con Legón para el próximo Martes 10 de Enero a partir de las 07:00 am.
Jhonny Murillo

2023-Ene-06 15:40:00

MC indica 

Informan que se supera la falla de Jamundi y se informa  que el personal estaba atendiendo la misma se encuentra muy lejos del nodo y se presenta mucho trafico vehicular, adicional la otra cuadrilla esta atendiendo una falla.

Ya se Mando el correo a MC para reprogramar de nuevo el mantenimiento para el día martes  a las 7:00 am. A la espera de respuesta.
Jhonny Murillo

2023-Ene-06 11:48:00
MC informa: Por medio de la presente informamos que siendo las 11:20 el jr de la zona informa que ya se corrigio la atenuacion y solicita validar si el enlace mejoro y si se puede dejar de esa manera, adicional informa que el enlace ya se encuentra normalizado, se contacta al Ing Junior Aguilar, solicita que nos contactemos en 10 minutos para confirmar,  siendo las 11:41 se contacta nuevamente y nos confirma que el servico subio pero la potencia continua muy alta potencia en -25, es de resaltar que se suspende la actividad debido a la otra falla reportada, por lo anterior cuando se super la misma se continuaran las validaciones
Angela Velasco

2023-Ene-06 11:11:00
MC informa: Por medio de la presente informamos que el personal se encuentra en el punto de la atenuación y se esta verificando en CE.
Angela Velasco

2023-Ene-06 11:04:00
MC informa :Por medio de la presente informamos que el personal esta buscando la atenuación.
Angela Velasco

2023-Ene-06
Mc indica:
Nuestro personal de campo ya se están desplazando al nodo Yumbo para realizar validaciones en nodo.


Kevin Sanchez

2023-Ene-04 12:28:00 

MC manda correo indicando que se maneja bajo el mismo Tk#3601737 que aun continuaba abierto, se agendan las validaciones para fecha y hora que se solicito. 
Jhonny Murillo

2023-Ene-04 11:53:00 

Se confirma con Junior Aguilar el cual indica que se programe la Certificación del Enlace para el día viernes a las 7 am

Los puntos son:

Punto A:Colon
Punto B: Yumbo

Ya se mando el correo a MC con los puntos mencionados.
Jhonny Murillo

2023-Ene-04 08:30:00
En cuanto al caso de Yumbo de la revisión de la WAN Lado 2, se le informa a Junior para cuando se puede programar la revisión e indica que va hablar con el Administrador para programar el día y poder llevarla a cabo.
Daniel Saldarriaga

2023-Ene-02 07:00:00

Se le informa a Alexander y 
Junior sobre el caso pendiente a la espera de mayor información.
Daniel Saldarriaga
Daniel Saldarriaga

2022-Dic-29 16:25:00
Se observa operativa desde las 16:10:00 , Fony informa que le realizan limpieza.
Se sigue pendiente de la reprogramacion de la VM con MC.
Samuel Bonilla

2022-Dic-29 15:53:00

Fony indica que esta mirando otros inconvenientes , que mas tarde revisa

Se le indico que la ventana que esta arriba se puede saturar porque en el momento esta en 890 megas 
Jhonny Murillo

2022-Dic-29 13:35:00

Se observa caída la ventana 2 de Yumbo; esta sin link desde el mikrotik y la potencia esta en -26. El tráfico se ve que subió por la Ventana 1.
Se procede a reportarle a Fony.
Jhonny Murillo

2022-Dic-28 07:55:00

Fony indica que Se reprograme la certificación del Enlace para la próxima semana, ya que esta semana  es de recaudo y no se puede quitar la Señal.
Jhonny Murillo

2022-Dic-27 15:30:00
MC informa
Por medio de la presente informamos que el Ing Fony acordó actividades a las 14:00 Pm pero no se ha podido establecer comunicación con él.

Se mando la información a Fony para confirmar e indica que en el momento esta revisando otra falla y que apenas finalice  llama a los de MC para reprogramar la certificación.
Samuel Bonilla

2022-Dic-27 08:43:00

MC informa:

Informamos que las validaciones agendadas que se tenían hoy a las 8:30 am, Se reprograman Con Fony para hoy a las 2 pm. 
Jhonny Murillo

2022-Dic-26 18:35:00
En el momento se observa la ventana operativa, se informa a Fony e indica que realizaron limpieza y subió, de igual manera se deja el caso abierto hasta que MC realice la certificación el día de mañana.
Samuel Bonilla

2022-Dic-26 17:45:00
MC Informa
Por medio de la presente informamos que se presenta una falla masiva, por lo que nuestro personal no puede realizar la certificación del enlace en el momento, se agendan validaciones para el día de mañana 27/12/2022 a las 08:30am.
Samuel Bonilla

2022-Dic-26 15:24:00
MC informa

Informan que el personal se encuentra en desplazamiento hacia el nodo de Yumbo
Tiempo estimado de llegada es de 40min.

A la espera de mas informacion.
Jhonny Murillo

2022-Dic-26 12:42:00


Por medio de la presente informamos que el Jr de la zona solicita las potencias y la grafica para poder realizar la certificacion del enlace. 

Se mandan las Evidencias correspondientes, Y se le indica MC que si pueden tomar las medidas desde el Nodo
Jhonny Murillo

2022-Dic-26 12:06:00

MC informa:

Generan Tk# 3601737

Se le notifica al jr de la zona el cual indica que realizaran las respectivas validaciones a partir de las 14:00pm. 


Jhonny Murillo

2022-Dic-26 11:43:00

Se manda  correo a MC
para la revisión del Enlace, ya que quedo Atenuado después del daño que hubo el día sábado

Los puntos son:

Punto A:Colon
Punto B: Yumbo 

Jhonny Murillo

2022-Dic-26 10:40:00

Se encuentra por fuera uno de los Puertos del Mux En Yumbo, sin link desde Colon
Ya que el Enlace Se encuentra Atenuado

El trafico subió por el otro lado , Ya se le notifico a Fony                                          