2021-Sep-27 16:00:00
El enlace y el trafico queda funcionando de nuevo por el puerto 25. Se confirma operatividad y nortalizacion del trafico por enlace principal, se da cierre al caso.

 2021-Sep-27 13:57:18
Informe MC
Por medio de la presente informamos que siendo las 12:20 indica el JR de la zona que se corrige reflectancia, donde queda el enlace sin afectación. Pero debido que el enlace es compartido, Legon solicita realizar certificación del otro extremo entre Colon Internexa después de las 14:00 del presente día donde Legon va a solicitar apagar ese puerto.

2021-Sep-25 20:42:25
Informe MC
Por medio de la presente informamos que siendo las 16:15 el Jr de la zona informa que el personal de Legon se retira del sitio y se realiza agendamiento con el Ing Fony Vargas para el día lunes 27/09/2021 a las 08:00 a.m. 
Se confirma con Fony que esa re programación fue debido a que no tenian el personal en el momento para realizar la labor

2021-Sep-24 20:43:40
Informe MC
Por medio de la presente informamos que siendo las 16:48 se contacta al Ing. Fony Vargas para comunicarle que en este momento el personal disponible se encuentra atendiendo la falla de Colon- Terrón, el Ing. Fony Vargas informa que se reprograma para mañana a las 8AM en el nodo de Juanchito. Se le notifica al Jr de la zona.

Se encuentra por fuera el Puerto25 del enlace Multicast, el enlace de respaldo esta operativo y con trafico. Se envia correo a MC ya que la fibra afectada pertenece a ellos. Quedamos a la espera de mayor informacion por parte de MC.    