2016-04-07 16:40:00

Se realizan pruebas con el compañero Cesar en la sede de Neiva y se confirma que el respaldo Linux esta entregando DHCP y brindando servicio con las diferentes vlan, quedando la Wan en el pto 1 del SW1 190.90.36.140, y la LAN dependiendo del pto 4 del SW2 190.90.8.196. Se adjunta evidencia.

2016/04/07 13:40:00

Oswaldo informa que en horas de la tarde continuaremos trabajando sobre este equipo.

2016/04/06 13:50:00

Oswaldo informa que el caso quedara pendiente para el día de mañana debido a que no fue posible que Cesar Bonilla viajara el día de hoy a la ciudad.

2016/04/05 10:05:00

Oswaldo informa que el caso quedara pendiente para el día de mañana que Cesar Bonilla llegue a la ciudad.

 2016-04-04 17:30:00

Se le informa a Oswaldo del percance e indica que el dia de mañana verificará de nuevo el caso.

2016-04-04 17:00:00

Se realizaron las siguientes pruebas:
-Se creó una vlan de prueba en el respaldo y se deshabilitaron las demás, se conectó el respaldo al sw .140, y el pto se veia up pero no se aprendia mac, se realizo esta misma prueba en el sw .196 y se obtuvo el mismo resultado.se adjuntan evidencias.

-Se conectó un  equipo directo a la LAN del respaldo con una ip por el segmento, y se usaron 2 cables diferentes y los ping no respondian ni del pc al respaldo y viceversa.Se adjunta evidencia.

Se le indica que conecte esa interfaz en otro slot e indica que no tiene otro slot en la board.

2016/04/04/ 10:45:00

Oswaldo informa que el equipo ya se encuentra operativo, en horas de la tarde se realizara pruebas de servicio, el técnico debe salir a realizar servicios.

2016/04/04 09:15:00

Oswaldo informa que el montaje de este equipo se estara realizando en el transcurso del día

2016/04/03 15:10:00

El montaje de este equipo quedara pendiente para el día de mañana.

2016-04-02 15:40:00

Se confirma con el compañero Cesar en la ciudad de Neiva que el dispositivo ya llego a la oficina, informa que el dia de mañana realizaria el montaje del mismo.

2016-04-02 08:20:00

Se confirma el numero de guia para el envio #053000531781, trasnportado por la empresa ENVIACOLVANES; en el mometno el estado del paquete es en Bodega Destino. continuaremos atentos.

2016-04-01 15:30:00

Oswaldo nos informa que el dia de ayer no fue posible despachar el respaldo Linux que se configuró, el dia de hoy sera despachado hacia la ciudad de Neiva, en cuanto se tenga el número de guia se nos será informado.

2016/03/31 15:20:00

Se culmina con la configuracion del nuevo server y se realizan pruebas de dhcp y navegacion las cuales fueron satisfactorias. Se adjunta evidencia.

2016/03/31 10:30:00

En este momento llega el nuevo equipo para respaldo de la ciudad, Se iniciara con el proceso de configuración.

2016/03/28 08:00:00

Oswaldo informa que en el transcurso de esta semana se estara realizando la compra de este equipo.

2016/03/23 09:55:00

Oswaldo informa que la compra de este equipo se estara realizando en el transcurso de la proxima semana.

2016/03/22 14:15:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

  2016/03/19 11:00:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

2016/03/18 17:40:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

2016/03/18 07:40:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

2016/03/17 12:30:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

 2016/03/16 08:20:00

Oswaldo informa que aun estamos a la espera de la confirmacion de compra. 

2016-03-14 09:00:00

Oswaldo informa que ya se hizo la cotización del equipo e indica que ahora queda esperar de que se autorice la compra.

2016-03-11 08:37:00

Oswaldo indica que aun no recibe el reporte de cotización del equipo por parte del almacén, continuamos en la espera.

2013/03/10 16:50:00

Oswaldo informa que aun se esta a la espera del de que nos realicen la cotizacion de dicha equipo para el reemplazo del DSA.

2016/03/09 15:50:00

Oswaldo informa que aun se esta a la espera del de que nos realicen la cotizacion de dicha equipo para el reemplazo del DSA.

2016-03-08 08:50:00

Oswaldo indica que desde el almacén se encuentra cotizando el PC para respaldo.

2016-03-05 14:00:00

Oswaldo informa que aun se esta a la espera del equipo para el reemplazo del dsa.

2016/03/04 15:30:00

Oswaldo informa que ya se realizo la solicitud para la compra de nuevo equipo y así reemplazar el DSA.

2016-03-04 07:40:00

Oswaldo indica que la solicitud ya la esta realizando.

2016-03-03 19:43:00

Oswaldo indica que mañana estará realizando la solicitud para el nuevo equipo DSA.

 2016/02/29 15:05:00

Oswaldo informa que se realizara la solicitud de un nuevo equipo de respaldo para ser reemplazado por el DSA.

2016/02/26 16:00:00

Oswaldo informa que se realizara la solicitud de un nuevo equipo de respaldo para ser reemplazado por el DSA.

  2016/02/26 09:15:00

Oswaldo informa que en nos regalara un avance de el caso cuando mas tarde.
 
2016/02/25 16:50:00

Almacen Pereira nos hace entrega de un DSA para tomar partes e intentar reemparar est. Se hace reemplazo de bateria, pila, RAM y procesador, pero continuamos sin respuestas favorables. 

2016/02/25 10:30:00

Oswaldo informa que se conecto a los ptos del DSAy no obtuvo direccionamiento, realizo conexion punto a punto y continua sin acceso al equipo, se le realiza un mantenimiento pero continuamos sin respuestas positivas.. Se verifica en el equipo y solo endicen el led de power, el led de status se encuentra apagado.

 2016/02/25 08:00:00

Oswaldo informa que el dispositivo llego desde el dia de ayer en la tarde, He indica que lo tiene en su poder para verificarlo.

2016/02/24 12:00:00

Continuamos a la espera de que el equipo llegue a la ciudad para la respectiva verificación.

2016/02/23 16:55:00

Oswaldo informa que el equipo fue enviado por la transportadora Envia Colnaves. Numero de guia 121000777830

2016/02/23 11:20:00

Oswaldo informa que el equipo sera enviado a la ciudad de Pereira para su respectiva verificación.

2016/02/23 10:30:00

Oswaldo informa que se realiza el cambio de patch cord, se deja apagado el equipo, se realiza conexion punto a punto pero hasta el momento no se tiene respuestas positivas para con el equipo.

2016/02/23 09:45:00

Oswaldo informa que se encuentra trabajando sobre el caso.

 2016/02/23 08:55:00

Se le dejo mensaje de voz a Oswaldo solicitandole un avance de el caso. 

Se le deja mensaje de voz a Oswaldo informandole del caso.
Se encuantra el Pto UP pero no aprende MAC.                                             