2015-10-04 09:15:00

Se cierra el caso ya que el servicio esta restablecido como tal en la zona, se estarán verificando nuevos eventos en el caso 22590.

2015-10-03 15:30:00

Oswaldo informa que el dia lunes 5 del presente mes se estara revisando este enlace ya que en el momento se esta presentando perdidas en los nodos, se adjuntan estadísticas del ping. 

2015-10-02 15:25:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de que se culmine con los registros de los usuarios en el DFL(53 registro en el momento) e igualmente indica que se estará consultando con el Ing German Hernandez para ver si ya podemos proceder con el cierre del caso.

2015/09/28 08:50:00

Continuamos con el proceso de registro de los usuarios en el DFL. 

2015-09-25 16:30:00

Se continua con el proceso de registro de los usuarios en el DFL. 

2015-09-24 17:20:00

Se realizo la conexión del nuevo enlace, se termina con trasporte de vlans y cambios de IP en los máster quedando de la siguiente manera:
Master Cra 9 Cll 9 Esq(Ip Vlan5 172.20.14.5)
Master Cra 9 Cll 11 Esq Motor(Ip Vlan5 172.20.14.4)
RG Principal(Ip Vlan76 10.172.30.91)
RG Usuarios(Ip Vlan5 172.20.14.6)
Se confirmo servicio con varios usuarios y en el momento solo queda por realizar el registro de los demás para tener el control del ancho de banda. 

2015-09-24 11:20:00

Oswaldo informa que en el momento se trabaja en la solución del caso. 

2015-09-24 08:30:00

Oswaldo informa que se seguira trabajando en el caso en el transcurso del día.

2015-09-23 19:00:00

Oswaldo informa que se presentaba un problema con el transeiver tipo A que llevaron, el caso seguira siendo verificado el dia de mañana.

2015-09-23 17:00:00 

Oswaldo informa que ya se instalo el nuevo enlace y se alinearon las antenas, e indica que se esta tratando de probar el servicio, pero al parecer hay un inconveniente con el rg
ya que la lan por donde va la vlan de viterbo no muestra nada conectado en el otro lado de la fibra, se estará verificando en el rg directamente.

2015-09-23 09:40:00

Oswaldo informa que en el dia de hoy se empezara a trabajar en este enlace, ya que se alquilaron antenas para poder realizar dicho procedimiento, pendiente para el transcurso del dia.

2015-09-21 12:44:00

Oswaldo informa que se mando la antena Radwin a reparación para ver si se logra recuperar. 

2015-09-21 08:20:00

Oswaldo informa que el caso quedara pendiente para el transcurso del dia.

2015/09/20 10:00:00

Oswaldo informa qué el caso quedara pendiente para mañana.

2015-09-19 14:55:00

Oswaldo informa que por el momento la conexion del nuavo enlace quedara aplazada debido a que la Radwin de la Virginia que se iba a utilizar se quemo, e indica que se estara mirando que se puede hacer con respecto al caso. 

2015-09-18 21:30:00

Oswaldo informa que el caso quedara pendiente a ser verificado el dia Lunes aproximadamente. 

2015-09-18 17:15:00

Oswaldo informa que el día de hoy se monto el Rg en Risaralda(Ip 10.172.30.90) el cual queda de la siguiente manera:
Lan1> wan
Lan2> Enlace Anserma
Lan3> Enlace Viterbo
Lan4> RB Risaralda
Oswaldo indica que el día de mañana se estará dejando activo el enlace a Viterbo.

2015-09-16 15:50:00

Oswaldo informa que se esta a la espera de un RG para realizar la configuracion y poder realizar las pruebas del enlace.

2015-09-15 17:40:00

Oswaldo informa que no se logro realizar la prueba ya que el RG que se había conseguido para esto no contaba con los puertos buenos necesarios para realizar el test, a la espera de gestionar otro dispositivo(RG).

2015-09-15 10:00:00

Oswaldo informa que el caso sera verificado en el transcurso del dia.

2015-09-14 17:32:00

Oswaldo informa que el caso queda pendiente para el día de mañana el cual se estará realizando las pruebas de conectividad del nuevo enlace. 

2015-09-14 10:00:00

Oswaldo informa que el caso sera verificado en el transcurso del dia.

2015-09-10 16:13:00 

Oswaldo informa que se están realizando todas las adecuaciones para realizar el cambio de enlace, indica que el cambio se estaría realizando el día Lunes 14 del presente mes.

2015/09/09 08:20:00

Oswaldo informa que el día de hoy se comenzara a tender los hilos de fibra hasta un Lugar en Risaralda Caldas ya que el enlace se cambiara de sitio para dar un mejor servicio en la ciudad debido a que en el lugar donde se encuentra actualmente las antenas se esta muy contaminado por las antenas de las demás empresas del sector.  

2015/09/08 14:00:00

Oswaldo informa que se esta estudiando el caso.

2015-09-07 18:55:00 

Oswaldo informa que se va a estar trabando en el enlace en el transcurso de esta semana.

2015/09/07 13:00:00

Se le pide un avance de el caso a Oswaldo por medio de el skype, estamos a la espera de su respuesta.

2015-09-05 15:30:00

El caso sigue pendiente para el dia Lunes.

2015-09-04 17:30:00

Oswaldo indica que el enlace se empezara a trabajar a partir del día de Lunes.

2015-09-03 11:55:00

Oswaldo informa ya se realizaron las mediciones para enlace el cual se estará enviando un informe para determinar una solución del caso.

2015-09-02 18:30:00

Oswaldo indica que se estara continuando con las verificaciones el dia de mañana. 

2015-09-02 12:40:00

Oswaldo informa que en el momento se encuentran en la zona realizando las verificaciones para el nuevo enlace.

2015-09-01 13:57:00

Oswaldo informa que el día de hoy no se logro realizar el recorrido para el enlace e indica que estará pendiente para el día de mañana. 

2015-08-31 12:18:00

Oswaldo informa que el día de mañana se hará una nueva visita para determinar si se puede realizar un nuevo enlace por el lado de Anserma. 

2015-08-29 19:40:00

Oswaldo informa que se estára verificando nuevamente las posibles soluciones la proxima semana.

2015-08-29 12:30:00

Oswaldo informa que se están gestionando las respectivas evaluaciones para un nuevo enlace.

2015/08/27 08:20:00

Oswaldo informa qué el caso quedara pendiente para el día de mañana. Hoy no es posible verificarlo debido a qué se están evacuando los daños qué se presentan en la ciudad.

 2015/08/26 15:30:00

Oswaldo informa que "Hoy no alcanzamos a bajar a revisar si se puede realizar un nuevo enlace, esto debido a que se estan terminando de arreglar los daños"  

2015/08/25 15:50:00

Oswaldo informa qué se esta evaluando la posibilidad de realizar un radio enlace desde Anserma. El día de mañana se estarán desplazando hasta el lugar. 

2015/08/24 07:55:00

Oswaldo informa qué se esta evaluando la posibilidad de realizar un radio enlace desde Anserma. El día de mañana se estarán desplazando hasta el lugar.

 2015-08-21 09:30:00

Se continua a la espera de respuesta para la solución del caso.

2015-08-15 15:50:00

Se continua a la espera de respuesta para la solución del caso.

2015-08-13 15:50:00

Se continua a la espera de respuesta para la solución del caso. 

2015-08-12 14:33:00

Jarby informa que el informe ya fue enviado y que se esta a la espera de respuestas. 

2015-08-06 16:30:00

Jarby informa que se realizaron las pruebas y se esta pendiente para enviar informe sobre el estado del enlace.

2015-08-03 16:50:00 

Jarby informa que se realiza la revisión del enlace, encontrando que la ultima frecuencia disponible que se tenia, ya se encuentra contaminada por otros operadores. E indica que se concluye que este enlace no mejorara puesto que todas las frecuencias libres están siendo usadas por los demás operadores.

2015/08/03 09:00:00

Jarby informa que se estan realizando pruebas en el momento. 

Se le reporta a Oswaldo qué en el momento presentamos inconvenientes en la ciudad de Viterbo se registra problemas con el servicio de Internet. Se envían 1000 paquetes para cada radwin (Virginia-Viterbo) se detecta qué en el dispositivo Radwin de Viterbo, de 1000 paquetes enviados se tiene perdida del 75%. Oswaldo informa qué el día de mañana estará enviando personal técnico a verificar el caso.

Se adjuntan estadísticas del ping.

Radwin Virginia:
--- 172.18.0.124 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 9986ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.194/5.052/6.517/0.783 ms


Radwin Viterbo:
--- 172.18.0.125 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 248 received, 75% packet loss, time 12927ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.875/212.876/668.791/203.077 ms, pipe 41                                                          