2014-09-15 17:00:00

Se conectaron los cellnodes el cual en el momento que queda el servicio restablecido.

2014-09-15 12:15:00

Andrés informa que ya se monto el Rg en Zona en el momento el personal técnico se dispone a conectar los cellnodes.

2014/09/15 08:45:00

Andres informa que "ya contamos con el RG
ya los tecnicos se trasladan a realizar el montaje y encender los nodos "

2014/09/11 16:25:00

Jarby informa que  en el momento estamos a la espera de la llegada de un rg de barranquilla para finalizar los trabajos. 

2014-09-09 08:40:00

Jarby informa que el caso sera verificado el dia Jueves 11 de Septiembre.

2014-09-06 09:55:00

Jarby informa que se realizara la iluminación de los nodos los días Lunes y Martes de la próxima semana.

2014-08-27 19:15:00

Jarby informa que se calcula que en un transcurso de 10 días aproximadamente se este dando solución al caso. 

2014/08/27 13:00:00

Jarby informa que en el transcurso de la tarde nos estara regalando un avance de el caso. 

2014-08-26 20:00:00

Jarby informa que el caso quedara pendiente para el día de mañana.   

2014/08/26 13:00:00

Jarby informa que el caso quedara pendiente para el transcurso de la tarde. 

2014-08-25 12:10:00

Jarby informa que el día de hoy se envió el material a municipio por lo tanto indica que el día de mañana se da inicio con el montaje de la F.O.

2014-08-23 18:15:00

Jarby informa que se calcula que para el día Lunes se este enviando el material al municipio para empezar a montar la redes a los cellnodes. 

2014-08-20 13:25:00

Jarby informa que aun se esta a la espera del material para empezar a realizar el montaje de la red para lo cellnodes secundarios. 

2014-08-15 15:25:00

Jarby informa que aun se esta a la espera del material para empezar a realizar el montaje de la red para lo cellnodes secundarios.

2014-08-13 16:55:00

Jarby informa que aun se esta a la espera del material para empezar a realizar el montaje de la red para lo cellnodes secundarios.

2014-08:08 16:40:00

Jarby informa que se esta a la espera de la autorización para poder empezar a montar la red para los cellnodes secundarios. 

2014-08-05 17:00:00

Jarby informa que aun se continua evaluando para realizar la interconexiones de los enlaces secundarios, indica que aun no se tiene estimado cuando empezar a montar la red.  

2014-08-04 15:10:00

Andrés informa que se esta trabajando para llegar a los cellnodes secundarios a través de fibra. 

Andres informa que se esta realizando el desmontaje de los equipos debido a que no se siguió con el contrato de arrendamiento 
por tal motivo se desmontan las antenas de la iglesia.                     