2024-Ene-31 15:50:00
Tramo nuevamente operativo potencia , se mejoraron 3 dbs , el día de hoy no se ve mejoría en potencia 


2024-Ene-30 16:54:00
MediaCommerce indica:
Por medio de la presente informamos que se recibe correo de Legón informando que podría ser para el día de mañana a las 08:00 a.m. Se valida con el Jr de la zona el cual informa que se confirma reprogramación para el día de mañana 31/01/2024 a las 08:00 a.m.
Kevin Sanchez

2024-Ene-30 15:44:00
Se envía nuevamente correo a Media sobre la certificación ya que Andrés tomo medida  y se evidencio un evento de 1.4 DB  a 21.6 Km
Kevin Sanchez

2024-Ene-30 14:28:00
MediaCommerce indica
Por medio de la presente informamos que el personal continúa realizando correcciones ya que son 60km. 
Kevin Sanchez

2024-Ene-30 11:34:00
MediaCommerce Indica
Por medio de la presente informamos que el jr de la zona Wilmer Agudelo informa que el personal continúa realizando correcciones 
Kevin Sanchez

2024-Ene-30 09:37:00
MC informa:
Por medio de la presente informamos que el jr de la zona Wilmer Agudelo informa que el personal identifica atenuaciones, personal corrigiendo.
Samuel Bonilla

2024-Ene-30 08:16:00
Antonio indica que el personal de MC inicia con la certificación.
Samuel Bonilla

2024-Ene-30 07:55:00
Se observa caída del enlace, se esta consultando si ya se están iniciando las labores.
Samuel Bonilla

2024-Ene-29 14:26:00
MediaCommerce genera Numero de Ticket 3757319 e indica que la certificación se llevara a cabo el día de mañana a las 8:00 am , ya también esta enterado Cristancho y Antonio


Kevin Sanchez

2024-Ene-29 06:00:00
Se procede  enviar correo a MediaCommerce para certificación del enlace Cartago-Armenia, Los Puertos de este enlace están presentando constantes errores         