2013-08-09 08:40:00

Se Culmina con la configuracion y montaje del Cellnode en zona sin ningun contratiempo y superando el inconveniente. Enlace Operativo.

2013-08-08  18:18:00

Andres informa que la solucion del caso quedara pendiente para el dia de mañana  

2013-08-08 14:40:00

Andrés Informa qué el personal tecnico se encuentra en zona montando el Cellnode nuevo.

2013-08-08 08:50:00

Andrés Informa qué el personal tecnico se encuentra trabajando en la solucion del caso.

2013-08-08 07:40:00

Se le deja mensaje de voz Andres solicitando avances sobre el caso.

2013-08-06  18:50:00

Andres informa que el caso quedara pendiente para el dia jueves

2013-08-06 15:40:00

Andrés Informa qué ya llegaron los Cellnodes a la Ciudad de Tulua, en el momenot se encuentra configurando dichos equipos, para luego Ser enviados al Municipio de Zarzal.

2013-08-06 14:10:00

Cesar Loaiza personal del Almacen informa qué los Cellnodes fueron despachados el día de ayer para la ciudad de Tulua por la empresa transportadora de Envia. Numero de Guia053000430167.
Estara llegando de 15:00:00 a 16:00:00 del día de hoy.

2013-08-06 09:45:00

Andrés Informa qué aún se encuentra a la espera de qué lleguen los Cellnodes para su respectiva configuracion.

2013-08-06 07:15:00

Se le deja mensaje de voz Andres solicitando avances sobre el caso. 

2013-08-05 15:40:00

Andrés Informa qué ya envio la Solicitud a Almacen para qué le sean enviados los Cellnodes. Pendiente a qué lleguen los Equipos.

2013-08-05 12:10:00

Andrés Informa qué el Cellnode se quemo, Realizara la solicitud para qué le sea enviado un nuevo equipo, para luego Ser configurado y montado en Zona. 

2013-08-05 09:25:00

Andrés Informa qué el personal tecnico se esta desplazando hasta el sector a verificar el inconveniente.

2013-08-04  09:30:00

Jarby informa que el personal tecnico estara realizando la revision del caso el dia de mañana 

Se le informa telefonicamente a Jarby.                 