2025-Jun-10 13:04:00

Se valida nuevamente entre Bugalagrande y La Paila y no se tienen mas errores FCS, se procede con cierre del caso.
Fabian Alexander Lombana

2025-Jun-09 15:04:00

Sobre las 15:04 se realiza cambio de los SFP y ya no se evidencian subir los errores FCS, se deja caso en monitoreo por 24 horas.
Fabian Alexander Lombana

2025-Jun-09 08:23:00
Andres Informa, que ya llegaron los SFP y se procede a realizar el cambio el dia de hoy y se verifica si los erroes FCS desaparecen, sino la ultima seria cambiar los MUX, teniendo en cuenta que ya se descartó todo de la parte fisica
Felipe Casta�eda

04-Jun 2025 10:28:00
Andrés informa:
"El dia de hoy desde almacén Nacional realizan el despacho de los SFP solicitados"
 
Jennifer Loaiza

03-Jun 2025 14:41:00
Jhonatan García informa:
"Que almacén hoy realiza el despacho de los SFP"
Jennifer Loaiza

29-Mayo 2025 13:53:00
Bugalagrande la paila los copie en el correo sobre la solicitud de los sfp
Jhon Alexander Bonilla

28-Mayo-2025 16:45:00
jhon Edwin informa que se comunico con andres y este dice que los va a solicitar 
Jhon Alexander Bonilla
Jhon Alexander Bonilla

 26-Mayo-2025 16:45:00
jhon Edwin informa que se comunico con andres y este dice que los va a solicitar 
Jhon Alexander Bonilla

26-Mayo-2025

Sobre Enlace bugalagrande - la paila,jhon Edwin informa:
Se estaran gestionando unos sfp de 100km para hacer la prueba
Alex Bonilla
Jhon Alexander Bonilla

2025-May-22 06:14:00
Aun se observa que los errores FSC sigue aumentando en la Paila, se solicita información por el grupo de valle para saber cual seria el paso a seguir.
 
Thomas Gomez

2025-May-14 07:30:00
Jhon Santa indica que se realizo el cambio de fusión en los ODF de Bugalagrande y la Paila con el fin de descartar en el enlace de Bugalagrande a la Paila. 
Se verifica desde Bugalagrande hacia la Paila no se observan los errores FCS pero Sobre la interfaz WAN de la Paila se siguen observando los errores FCS

Santiago Mosquera

2025-May-12 14:37:00
Andres informa, se realizaron los siguientes procesos para el enlace:

Certificación de Hilo 
Certificación de fusiones 
Cambio de patch cord 
Cambio de SFP
Cambio de Ptos en las MK
Cambio de MUX 

Se va a hacer cambio de mktik en la paila para validar si se solventan los errores, a la espera de informacion.
 
Thomas Gomez

2025-May-09 06:59:00

Andres informa: a la espera de la llegada del pedido que se realizo por correo
Jhon Alexander Bonilla

2025-May-08 9:39:00

El dia de hoy (8-05-2025) pediré unos sfp 10G para desmontar un mux de 10G y así descartar los mux (seria lo ultimo por descartar), teniendo en cuenta que ya se descarto, patch cord, fusiones, enlace, se realizó limpieza y se cambiaron sfp tanto en Bugalagrande y la Paila.
Alex Bonilla
Jhon Alexander Bonilla

 2025-May-07 17:47:00
Andres informa que la verificación del enlace queda reprogramada para el día 07/05/2025 a las 6:30 
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-May-05 10:05:00
Andres informa que el día miércoles se programa la verificación del enlace con el equipo técnico y se validan las fusiones internas del HUB.
Diana Villada

2025-Abr-29 08:38:00 
Andres informa que se termina unos trabajos de montajes de  unas nuevas NAP y se programa la revisión
Thomas Gomez

2025-Abr-23 12:56:00 
Andrés informa que la cuadrilla propia se encuentra actualmente trabajando en el montaje de las NAPs. Una vez finalicen esta tarea, ellos mismos procederán a revisar el estado del enlace y, en caso de ser necesario, se escalara para una solución más integral.
Sebastian Hernandez

2025-Abr-23 12:56:00 
Sergio informa
Se hicieron varias correcciones y pruebas del lado de la paila, sin notar mejoría en los errores crc, se probó cambiando los sfp , patcord, el puerto fisico y continúan subiendo, se esta a pendiente de hacer validaciones desde bugalagrande nuevamente
Sophia Gonzalez

2025-Abr-22 07:12:00
Andrés indica que los sfp llegaron el día de ayer (22-Abr-2025 Siendo la 16:30:00) informo que hoy se hace el proceso de cambio 
Kevin Sanchez

2025-Abr-16 09:39:00
desde almacén no habían despachado el sfp porque no habían visto el correo, apenas van a realizar el envió
Kevin Sanchez

2025-Abr-14 19:00:00
Andres Indica que aun se esta a la espera de la llegada de los sfp 
Kevin Sanchez

2025-Abr-10 19:00:00
Se esta a la espera que consigan el sfp para su validación 
Kevin Sanchez

2025-Abr-10 11:15:00
Se consultan avances con Jhon Santa, a la espera de información sobre el caso
Santiago Mosquera

2025-Abr-09 07:31:00
Se consulta ya que MC indico que toma medidas desde el nodo legón Bugalagrande y no evidencia perdidas ni reflectancias en el enlace.
Jhon santa indica El día de ayer se realizo limpieza de conectores.
Con Jhon Córdova se determina solicitar otros sfp para descartar el día de hoy se realizará solicitud, se queda a la espera de mas informacion
Sebastian Hernandez

2025-Abr-08  15:30:00
Jhon Jairo Santa indica que ya proceden a verificar
Santiago Mosquera

2025-Abr-08  15:15:00
Se están presentando errores FCS en el HUB de la Paila sobre la interfaz WAN y también se observa desde el SW de Bugalagrande , se procede a reportar a Andres                           