2025-Sep-13 16:27:00
llega correo de cierre por parte de ITX e indican personal de red de transporte terminal labores y se observa enlace operativo, adicional se retorna trafico de Quibdó nuevamente por ITX encontrándose operativo, se procede con cierre de caso.

2025-Sep-13 14:04:00
el ING Daniel de ITX informa:
se trabaja Re fusionando unos tramos
Lo que pasa es que el tramo está bastante afectado
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-Sep-13 12:31:00
El personal aun continúa acotando la falla se tomaron medidas desde una caja de empalme ubicada en el km 77.4, están procediendo a normalizar ya dirigirse a la siguiente
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-Sep-13 10:48:00
informan: Aun continuamos tratando de solventar las atenuaciones, se siguen visualizando en el enlace
Diego Santiago Giraldo Serna

2025-Sep-13 09:08:00
Actualmente personal en sitio está realizando fusión de hilos
Felipe Casta�eda

2025-Sep-13 06:15:00
ITX informa el evento se encuentra en estado de parada de reloj. El enlace está operando desde las 11:00 p.m. a través de una ruta de respaldo que garantiza la conectividad. Sin embargo, es posible que se presente alguna degradación en el servicio mientras se completan las labores técnicas, las cuales serán retomadas hoy a primera hora.
Felipe Casta�eda

2025-Sep-12 20:29:00
ITX informa, se tomó medidas desde Medellín dando apertura a 80 km. Por condiciones de la zona, se declaró parada de reloj hasta mañana a las 6:00 am.
Felipe Casta�eda

2025-Sep-12 19:07:00

ITX informa que actualmente presentamos apertura entre Carmén de Atrato y Medellín.
Se están realizando las validaciones para determinar el punto de falla.
Fabian Alexander Lombana

2025-SEPT-12 18:58:00
Oswaldo informa que el equipo esta encendido y sin link de FO,
ITX genera el siguiente Caso INC0231347, ya proceden a validar
Felipe Castañeda

2025-SEPT-12 18:37:00
Se le reporta a Oscar, Oswaldo solicita caso al Proveedor
Felipe Castañeda        