2024-Oct-09 11:00:00
Sergio informa que se realizó migracion del OLT 8 de Sta rosa  172.18.69.85 , queda tarjeta 0/4 
se migra de la  Vlan 1059 a la 1074

Informa tambien que se desmonta el OLT 
Se procede con el cierre del caso
Sophia Gonzalez
 
2024-Oct-01 08:46:00
Sergio informa que se  migraron los punes del 9 al 16 de la OLT7 de santa rosa, a la OLT Huawei, quedan de la Tarjeta 3 pon 8 al 15, se migran las siguientes VLan
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578

Desmontan OLT del Hub y queda pendiente para devolución a almacén. 
Thomas Gomez

2024-Sep-30 10:20:00
Sergio informa que se hace migración de los pones 5,6,7 y 8 de las OLT 7 de santa rosa y se pasaron a los pones 4,5,6 y 7 de la olt Huawei.
Vlan que se migraron
1567
1568
1569
1570
 
Thomas Gomez

2024-Sep-11 08:38:00
Sergio informa que se desmontó el SW dlink
La alarma paso al Mikrotik 2 eth 1
y el Sw oficina al Mikrotik 2 eth 8 
Se hizo una conexión LAN SFP+2 Mikrotik 2 - TE0/16 22.14 

También se Migró del Olt 7 los puertos pon 1 al 4 vlan 1563 a 1566.
Sophia Gonzalez

2024-Sep-09 09:44:00
Sergio informa que se realizó migración en santa rosa en el olt 6 del pon 9 al 16 vlan 1306 a 1313, indica que en horas de la tarde lo desmontan.
Sophia Gonzalez

2024-Sep-03 17:25:00
Sergio informa que se suspende migraciones, por inconsistencia presentadas en las configuraciones de los ONUS KingType, por lo cual antes de realizar migraciones se están corrigiendo las configuraciones de los onus, con el fin de afectar a los clientes lo más mínimo posible
Sophia Gonzalez

2024-Ago-28 11:05:00

Sergio informa que por programación y otras labores presentadas no se realizó migración, se va retomar el día martes 3 de septiembre, a la espera de mayor información.
Sophia Gonzalez

2024-Ago-27 08:30:00
Se realiza migración a la tarjeta 0/2 de los PON 1 a 8 Vlan 1298 a 1305 del OLT 6  172.18.69.83
Luis Parra
Luis Miguel Parra

 2024-Ago-26 08:50:00
Se realiza migración de los PON 9 a 16 Vlan 943 a 950 del OLT 5  172.18.69.82, Se desmonta del hub y se queda a la espera de enviarse a almacén 


Sergio Pena

2024-Ago-22 08:38:00
Se realiza migración de los PON 5 a 8 Vlan 939 a 942 del OLT 5  172.18.69.82, se continúan labores el día lunes 26 de agosto 
Sergio Pena

2024-Ago-21 10:38:00
Sergio indica que se realiza migración de los PON 1 a 4 Vlan 935 a 938 del olt 5  172.18.69.82, mañana se continúa con labores
Sophia Gonzalez

2024-Ago-21 08:00:00

Sergio informa que se realizará migración de OLTs a OLT modular HW en Santa Rosa, tendrá una duración estimada de un mes, a la espera de más información.
Jorge Madiel López           