
2022-Sep-25 16:44:48
Con Respecto al Caso de Buenaventura
MC informa:
Se presenta apertura a 3.685m desde el nodo, al llegar al sitio se identifica evento ocasionado por construcción de puente peatonal en el sector de Puente Piñal, para la solución, se instala tubería PVC desde recámara existente hasta poste, se sube puntas a los dos extremos del puente y se instalan cinco cajas de empalme.

Se presenta apertura a 3.685m desde el nodo, al llegar al sitio se identifica evento ocasionado por construcción de puente peatonal en el sector de Puente Piñal, para la solución, se instala tuveria PVC desde recámara existente hasta poste, se sube puntas a los dos extremos del puente y se instalan cinco cajas de empalme.


Se queda la espera de la elaboración del informe RFO dentro de un lapso de tiempo de 24 a 48 horas habiles por parte del area encargada. 

Se Procede a Dar Cierre del Caso.

2022-Sep-25 15:32:00
En el momento Se encuentra Enlace De MC-Buenaventura, Ya se observa Respuesta a Salida a internacional, y R_Mult_Buenaventura  Ya el trafico Normalizado, A la espera de Correo por Parte de MC. 

2022-Sep-25 15:28:16
Avance de MC:

Informa el personal que ya se les brindó permisos al otro lado de la construcción, indican que en aproximadamente 45Min se dará inicio a las labores de empalme. 
A la espera de mas informacion 

2022-Sep-25 13:43:06
Avance MC
Por medio de la presente informamos que el personal continúa trabajando en un extremo, y todavía no hay permisos para ingresar al otro lado del puente.

2022-Sep-25 12:09:27
Avance MC
Por medio de la presente informamos que el personal se encuentra laborando en un extremo del puente, pero aun no hay permisos para ingresar al otro lado del puente.

2022-Sep-25 11:16:21
Avance MC
Por medio de la presente informamos que el personal se encuentra detenido ya que tienen cerrado el puente y se debe esperar que nos permitan ingresar para iniciar la reparación.

2022-Sep-25 09:39:34
Avance MC
Por medio de la presente informamos que el personal llega al Puente del Piñal y evidencia corté total de fibras. Causa: Construcción de puente peatonal. Solución provisional: Paso de fibras por tubería de otro cable operador e instalación de Cajas de empalme en postes.

2022-Sep-25 09:11:56
Avance MC
Por medio de la presente informamos que el personal toma medidas reflecto métrica y se detecta evento a 3.685mts y 4.417mts del Nodo Pacífico a Éxito. Cuadrilla en desplazamiento al posible punto de falla.

2022-Sep-25 08:23:38
Por medio de la presente informamos que el personal continua en el desplazamiento al nodo, indican que están pronto a llegar. 

Por medio de la presente informamos que presenta falla masiva en la cual el personal inicia desplazamiento al nodo para tomar medidas.

Se observa caido el enlace de Buenaventura por MC, asi mismo el Router Multicast, el enlace de ITX esta operativo
Me comunico con MC los cuales informan que en el momento se presenta una falla masiva, numero de caso 58907
Nos estarán enviando los avances vía mail          