2014/08/21 11:20:00

Harold informa que se le cambio la tarjeta de radio 2  a la radio base, se realizaron los respectivos cambios y la antena queda nuevamente operativa.

2014-08-21 09:30:00

Harold informa que en el momento ya se encuentra en la verificación del caso.  

2014/08/20 16:00:00

En el momento tenemos operativo Santa Catalina 1 debido a que se realizo un cambio de radio en la radio base, el cellnoide Santa Catalina 2 queda pendiente para el dia de mañana. 

2014/08/19 21:30:00

Se le dejo mensaje de voz a Harold solicitandole un avance de el caso. 

2014-08-19 12:00:00

Harold informa que no se a logrado pasar a verificar el los enlaces por cuestión de factores climático, indica que tan pronto mejore el clima estarán pasando a verificar.

2014-08-16 12:30:00

se realizan pruebas remplazando la radio del cellnode de sta Catalina 2, al parecer el inconveniente es con la tarjeta de radio de la RB de alcaldía 4, para acceder y realizar pruebas con el cellnode se debe esperar hasta el día martes ya que en este momento no se hay personas en este lugar.

2014-08-16 08:50:00

Harold informa que se estará trabajando en la solución del inconveniente en el transcurso del día sobre el cellnode de Santa Catalina 2.

2014-08-15 18:00:00

Harold informa que el Cellnode de Santa Catalina 1 ya se encuentra operativo, pero que aun no ha sido posible reestablecer el servicio en el Cellnode de Santa Catalina 2 y que el dia de mañana continuara trabajando en el caso.

2014-08-15 14:00:00

Harold indica que el caso esta siendo trabajado en este momento.

2014-08-14 17:30:00

Se intento establecer comunicacion con Harold para solicitar un avance del caso pero no fue posible ya que no repondio la llamada y el buzon no acepta mas mensajes.

2014-08-14 13:20:00

Harold indica que las correas estan instaladas y que se estara verificando el radio enlace en las horas de la tarde.

2014-08-13 18:00:00

Harold indica que el caso quedara para ser verificado el dia de mañana ya que la persona encargada de instalar las abrazaderas al cellnode no pudo terminar el dia de hoy.

2014-08-13 13:50:00

Se deja mensaje de voz a Harold.

2014-08-13 09:00:00

Harold indica que las correas serán instaladas el día de hoy.
pendientes a nuevos avances.

2014-08-12 12:00:00

Harold informa que las correas ya fueron aprobadas y que para el día de mañana estar verificando el caso.

2014/08/11 13:00:00

Harold informa que estos cellnodes esta intermitentes debido a que su localización es afectada constantemente por fuertes ráfagas de aire, se esta enviando una cotización a Barranquilla para comprar unas correas a la medida y poder asegurar el cellnode para evitar este problema.

2014/08/11 10:00:00

Se deja mensaje de voz a Harold solicitando avances

2014/08/09 17:00:00

Harold informa que el caso quedara pendiente para el dia Lunes 11 De Agostos del presente mes. 

2014/08/09 09:10:00

Se le dejo mensaje de voz a Harold solicitándole avance del caso.

2014-08-08 17:20:00

MC realizo las operaciones pertinentes para corregir el inconveniente que afectaba el enlace de fibra hacia el RG Alcaldía, el cellnode Santa Catalina 2 sigue por fuera. Santa Catalina 1 Sigue en monitoreo por Intermitencias.
Harold indica que el día de mañana estará verificando estos cellnodes.

2014-08-08 16:00:00

Se realiza comunicación con MC para verificar avances del caso, indican que en este momento se encuentran realizando reparaciones, se comunicaran con nosotros cuando terminen de realizar los trabajos de corrección.

2014-08-08 12:30:00

Harold indica que un técnico de MC verifico la fibra y encontró que el inconveniente se debe a una apertura de fibra en la conexión con el RG, el personal especializado de MC estará verificando el inconveniente en las oras de la tarde ya que no se encuentra en la ciudad en este momento.

2014-08-08 10:00:00

Harold informa que en el moemento esta trabajando sobre el Rg que alimenta el Cellnode.

2014-08-06 15:30:00

Se le deja mensaje de voz a Harold solicitando avances.

2014-08-07 11:25:00

Henner indica que se realizo comunicaicon con MC, el personal pasoa verificar pero no encontro inconveinietes en su red, los tecnicos de Global estan evaluando el caso para verificiar la red propia.

2014/08/06 21:10:00

Harold informa qué el caso quedara pendiente para le día de mañana.

2014-08-06 17:50:00

Harold indica que Henner se encargara de realizar comunicación con MC para reportar el inconveniente ya que la fibra y los RG son de ellos, se realizara comunicacion con Henner para verificar avances del caso.

2014-08-06 12:15:00

Harold indica que estará trabajando en la verificación de la RB de Alcaldía a partir de las 2 pm, al parecer es problema de la radio base.

2014-08-06 10:00:00

Harold indica que en el momento esta trabajando en el Cellnode de Santa Catalina 1, pero que en lo posible solucionara los dos Cellnodes el dia de hoy.

2014/08/04 08:50:00

Harold informa que el caso quedara pendiente para el dia Miercoles 6 De Agosto debido a que se tiene que desplazar a la ciudad de Barranquilla.

Se le informa de el inconveniente a Harold y el indica que el caso quedara pendiente para el dia de mañana.                                 