YJC 11/09/2022 01:00:00
Se observan los equipos nuevamente Operativos, De acuerdo a lo informado Por Jhon Edwin el anillo del multicast colon--Juanchito quedo completo, se procede al cierre del caso.

YJC 11/09/2022 01:00:00
Se observan los equipos nuevamente Operativos, De acuerdo a lo informado Por Jhon Edwin el anillo del multicast colon--juanchito quedo completo, El anillo legon - ITX cali, desde el Router Colon Borde 2, va a quedar conectado el lado A al Sfp+2 y el lado B al Sfp+4, y el muticast va a quedar un sw en colon con ip 10.1.10.15, El puerto Sfp+4 (Lado B) ya se observa con link.

Aun esta pendiente el puerto Sfp+2 (Lado A) se observa aun sin link, Jhon Edwin Indica que el día de hoy se estará revisando. 

2022-Nov-08 21:49:01
AVC 2022-Nov-08 21:46
Avance MC: Por medio de la presente informamos que siendo las 19:20 el Jr de la zona solicita que se validó el tramo en conjunto con Legon donde por parte de MC se observa el enlace operativo sin ninguna afectación, se debe validar con Internexa que por parte de ellos no estén presando alguna afectación. Por lo anterior quedamos atentos a las validaciones que lleven a cabo

2022-Nov-08 19:03:34
GEA-2022-Nov08 19:00:00

El personal aun se encuentra trabajando en la falla.

2022-Nov-08 18:12:43
GEA-2022-Nov-08 18:08:00

En estos momentos ya el personal esta trabajando en la falla para la solución se esta corriendo reserva y se instalara 1 CE.

2022-Nov-08 17:41:58
AVC -2022-Nov-08 17:30
Avance MC:  Por medio de la presente informamos siendo las 17:20 informa el Ing. Cristian García Jr de la zona, que el personal se encuentra a la espera que por parte de EMCALI permitan laborar. es de resaltar que informan que aproximadamente en 20 minutos, el personal puede validar.

2022-Nov-08 16:47:24
GEA-2022-Nov-08 16:21:00

MC informa que el personal aun esta detenido esperando a que la electrificadora permita laborar.



2022-Nov-08 15:58:31

JSM-2022-Nov-08 15:42:00

Aun se esta a la espera de que el personal de la Electrificadora termine las labores correspondientes

A la espera de mas informacion

 



2022-Nov-08 14:17:08
JSM-2022-Nov-08 14:11:00
MC informa:

El personal de MC aun continua a la espera de que la empresa electrificadora Termine labores , para que el personal de MC pueda laborar

A la espera de mas informacion



2022-Nov-08 12:03:42
JSM-2022-Nov-08 11:54:00
Con  Respecto al Caso de Cali

MC informa:

Personal llega al punto estimado de falla detectando la fibra quemada ocasionada por corto circuito en la calle 20 con carrera 8, actualmente el personal de la electrificadora se encuentra realizando trabajos, por lo tanto el personal se encuentra a la espera que les permitan laborar.  


JSM-2022-Nov-08 11:08:09
MC da Tk#3582306

Siendo las 10 50 am , El personal se encuentra En Desplazamiento al Punto estimado de la falla, A la espera de mas informacion.

JSM-2022-Nov-08 09:34:48
Se reportan los siguientes puntos a MC:

Punto A: Colon
Punto B:ITX

Fony indica que Esta abierta la Fibra Desde Colon
El Evento  a 6954m 

JSM-2022-Nov-08 08:55:00

Se llama  A itx

Se genera  Tk#INC0145207 indicando que observan los puertos Caídos , Fony indica que ya a va revisar para hacer el reporte de los puntos a MC 

JSM-2022-Nov-04 08:24:00

Se encuentra Por Fuera
Puerto CDN-ITX De Colon Sin link  Y Potencia en -40 desde el SwWAN(MC&ITX) , Se encuentra por fuera también el Sw_multicast_Candelaria

Se le notifica a Fony, El trafico se observa que subio por la interfaz de MC.

             