2026-Feb-02 15:58:00

ITX informa: El personal técnico en campo informa que se han finalizado los trabajos correspondientes a la atención de la apertura, completando la normalización del enlace y dejando toda la infraestructura adecuadamente organizada y asegurada. Se procede  cerrar caso 

2026-FEB-02  00:13:00
Se encuentra cabecera y multicast operativo desde ITX informan lo siguiente: "Luego de las acciones correctivas realizadas por nuestro personal de planta externa, actualmente el servicio se encuentra restablecido de forma parcial y operando bajo condiciones controladas
Durante la jornada de mañana se reanudarán las labores técnicas necesarias para lograr el restablecimiento completo del enlace y asegurar su correcta operación, mantendremos el monitoreo continuo del servicio"
Sara Calvo Pe�a

  2026-FEB-01 19:57:00

ITX informa equipo continúa en campo, evaluando que existan condiciones seguras y adecuadas para la ejecución de los trabajos.
Adicionalmente, se está validando la posibilidad de implementar una solución provisional que permita levantar el tramo afectado
Elian Buena Ga�an

 2026-FEB-01 13:07:00
ITX informa:apertura en el tramo Saravena – Arauca. Personal técnico se encuentra en desplazamiento hacia el nodo Arauca con el objetivo de realizar la toma de medidas y validar la condición de la infraestructura
Jaider Vargas

2026-FEB-01 12:20:00
ITX genera numero de caso para el servicio de Multicast INC0240641.
Jennifer Loaiza

2026-FEB-01 11:53:00
ITX INFIORMA: Se está coordinando el desplazamiento de personal especializado para validar la magnitud de la afectación.
Jennifer Loaiza

2026-FEB-01 11:29:00
Se pasa reporte a royer lo cual informa  es un daño masivo, se pasa reportar ITX lo cual genera numero caso INC0240631  a la espera de mas informacion 
Jennifer Loaiza

2026-FEB-01 10:46:00
Se observa caído el Router de Borde Arauca, ya se reporto con Royer para validaciones primer nivel.       