 2026-Feb-18 14:17:00
Ya se encuentran migrados los equipos a la nueva cabecera, se procede con el cierre del caso.
Jorge Madiel L�pez

2026-Feb-17 12:45:00
Se encuentra por fuera el Sw Multicast Telco desde las 12:31, se consulta con Kevin e informa que se está migrando a la cabecera nueva, a la espera de más información.
Jorge Madiel L�pez

2026-Feb-09 08:03:00
Se consulta avances del caso a Yined quien informa que aun se continua con la migración 
Diego Santiago Giraldo Serna

2026-ene-26 11:20:00
Miguel informa que esta semana aun se estará migrando lo de la televisión pendiente mas información. 
Yuly Rendon

 2026-ene-09 11:22:00

Migue informa que ahora se esta migrando los de tv , se estima que para el 20 ya tengamos  pasado
Elian Buena Ga�an

2025-Dic-19 20:39:00
Miguel informa: Que el tiempo estimado para el traslado de los equipos y la instalación de las antenas es de aproximadamente una (1) semana.
 
La cabecera se encontraba inactiva; sin embargo, de manera temporal se dejó operativo y conectado el Encoder.5, así como el switch multicast y el servidor de caché, los cuales actualmente se encuentran alimentando la distribución de canales hacia la sede de Girón.
Jennifer Loaiza

2025-Dic-19 18:32:00
Miguel informa se esta deshabilitado por el traslado que se esta realizando en la cabecera de Pasto Telco. Pendiente mas información.
Yuly Rendon

2025-Dic-19 11:27:00
Se evidencia por fueras los siguientes equipos de multicas en la cabecera de Pasto Telco Sophia y Yined indica que es debido al traslado de la cabecera, se esta a la espera de mayor información. 

Elian Bueno         